Subject: FW: Uusküla, Ida-Virumaa. Riigitee 13111 km 5,22-5,43 rekonstrueerimine, lepingu muudatus
From: "Merike Joonsaar" <[email-masked]>
To: "MNT Teed" <[email-masked]>
Date: Fri, 7 Nov 2025 09:09:47 +0200

Tere.

Palun mulle, korduv (tuli 03.11.2025)

Terviatdes

Merike

From: Merike Joonsaar
Sent: Wednesday, November 5, 2025 8:18 AM
To: 'Rene Loit' <[email-masked]>
Subject: FW: Uusküla, Ida-Virumaa. Riigitee 13111 km 5,22-5,43 
rekonstrueerimine.

Tere.

Edastan ida regiooni ehituse osakonna juhataja Erkki Mikenberg (saate 
vajaduse ka otse suhelda ja lahendust arutada) seisukoha, et selline 
muudatus (16/32) ei ole enam meie juhendiga kooskõlas.

Märgistuse koha pealt suhelge palun liikluskorraldajaga Andrei Makarov.

Lugupidamisega

Merike Joonsaar

Peaspetsialist

Planeerimise osakond

kooskõlastuste üksus

5862 7078

From: Rene Loit <[email-masked] <mailto:[email-masked]> >
Sent: Monday, November 3, 2025 3:39 PM
To: Merike Joonsaar <[email-masked] 
<mailto:[email-masked]> >
Subject: RE: Uusküla, Ida-Virumaa. Riigitee 13111 km 5,22-5,43 
rekonstrueerimine.

Tere,

Fraktsiooni vahetus oli tingitud materjali mitte saadavusega.

Kuna projekteerija selle kooskõlastas, ei näinud ise suuremat probleemi.

Kas fr 16/32 kasutamine võib osutuda problemaatiliseks?

Kas saate palun kontakti jagada, kes TRAMi poolt tuleb töid vastu võtma?

Parimatega,

​Rene Loit

teede ja välistrasside objektijuht

Nordecon AS

Toompuiestee 35, 10149 Tallinn, Estonia

54360481

 <mailto:[email-masked]> [email-masked]

 <http://www.nordecon.com/> www.nordecon.com

 <http://www.nordecon.com/>

From: Merike Joonsaar <[email-masked] 
<mailto:[email-masked]> >
Sent: Monday, November 3, 2025 2:03 PM
To: Rene Loit <[email-masked] <mailto:[email-masked]> >
Subject: RE: Uusküla, Ida-Virumaa. Riigitee 13111 km 5,22-5,43 
rekonstrueerimine.

Tere.

Tänan info eest.

Annan teada, et lepingu muudatus on 17.10.2025 kahepoolselt allkirjastatud. 
Leping sai muudetud Teie varasema info (10.09.2025 e-kiri) põhjal, et 
soovite kergliiklustee dreenliivakihi asendada killustikuga fr 32/64, 
millega Transpordiamet nõustus.

Paraku on manusesse lisatud projekti muudatuses kasutatud killustikku fr 
16/32, mis on varasema kokkuleppega vastuolus. Vajab selgitamist.

Võimalikke vaegtöid  on kõige õigem arutada Transpordiameti esindajaga, 
kelle kutsute töid vastu võtma. (Minu roll lõppes lepingu koostamisega).

Lugupidamisega

Merike Joonsaar

Peaspetsialist

Planeerimise osakond

kooskõlastuste üksus

5862 7078

From: Rene Loit <[email-masked] <mailto:[email-masked]> >
Sent: Monday, November 3, 2025 12:38 PM
To: Merike Joonsaar <[email-masked] 
<mailto:[email-masked]> >
Subject: RE: Uusküla, Ida-Virumaa. Riigitee 13111 km 5,22-5,43 
rekonstrueerimine.

Tere,

Saadan Omanikujärelevalve ja projekteerija poolt kinnitatud allkirjastatud 
lahenduse.

Ilmselt lepingu muudatus võtab aega aga kas oleks võimalik see dokument Teie 
poolt allkirjastada, et saaksime dokumentatsiooni poole korda.?

Tööd on teostatud ja loodetavasti saame nädal 46-47 dokumentatsiooni ka 
Teile esitada.

Küsin veel lisaks katendite markeerimise kohta, kas markeering saab jääda ka 
vaegtööna lõpetamata?

Ilmad on niisked ja ei saa kvaliteeti garanteerida.

Lugupidamisega,​Rene Loit

teede ja välistrasside objektijuht

Nordecon AS

Toompuiestee 35, 10149 Tallinn, Estonia

54360481

 <mailto:[email-masked]> [email-masked]

 <http://www.nordecon.com/> www.nordecon.com

 <http://www.nordecon.com/>

From: Merike Joonsaar < <mailto:[email-masked]> 
[email-masked]>
Sent: Wednesday, September 10, 2025 1:26 PM
To: Rene Loit < <mailto:[email-masked]> [email-masked]>
Cc: Jako.Kapp < <mailto:[email-masked]> [email-masked]>
Subject: RE: Uusküla, Ida-Virumaa. Riigitee 13111 km 5,22-5,43 
rekonstrueerimine.

Tere.

Ehitusspetsialisti hinnangul muudetud lahendus  sobib. Kui ehitatakse kahes 
kihis nagu meie juhend ette näeb.

NB! Kuna oleme Loodusspaahotell OÜ-ga sõlminud riigitee ümberehitamise 
lepingu, tuleb nüüd vormistada lepingu muudatus.  Lepingu muudatuses 
kirjeldame, milles muudatus seisneb (kergliiklustee dreenliiv asendada LA35 
killustikuga fr 32/64).

Saadan lähiajal lepingu muudatuse Loodusspaahotell OÜ esindajale 
allkirjastamiseks. Kui lepingu muudatus on kahepoolselt allkirjastatud, on 
muudatus ametlikult heaks kiidetud.

Lugupidamisega

Merike Joonsaar

Peaspetsialist

Planeerimise osakond

kooskõlastuste üksus

5862 7078

From: Rene Loit < <mailto:[email-masked]> [email-masked]>
Sent: Wednesday, September 10, 2025 10:17 AM
To: Merike Joonsaar < <mailto:[email-masked]> 
[email-masked]>
Subject: RE: Uusküla, Ida-Virumaa. Riigitee 13111 km 5,22-5,43 
rekonstrueerimine.

Tere,

Sooviksime kasutada fr 32/64.

Kinnistu sisestel teedel kasutasime samasugust lahendust.

Parimatega,

​Rene Loit

teede ja välistrasside objektijuht

Nordecon AS

Toompuiestee 35, 10149 Tallinn, Estonia

54360481

 <mailto:[email-masked]> [email-masked]

 <http://www.nordecon.com/> www.nordecon.com

 <http://www.nordecon.com/>

From: Merike Joonsaar < <mailto:[email-masked]> 
[email-masked]>
Sent: Wednesday, September 10, 2025 10:11 AM
To: Rene Loit < <mailto:[email-masked]> [email-masked]>
Subject: RE: Uusküla, Ida-Virumaa. Riigitee 13111 km 5,22-5,43 
rekonstrueerimine.

Tere.

Palun esmalt lisainfot, mis fraktsiooni kavatsete kasutada?

Lugupidamisega

Merike Joonsaar

Peaspetsialist

Planeerimise osakond

kooskõlastuste üksus

5862 7078

From: Rene Loit < <mailto:[email-masked]> [email-masked]>
Sent: Wednesday, September 10, 2025 8:51 AM
To: Merike Joonsaar < <mailto:[email-masked]> 
[email-masked]>
Subject: FW: Uusküla, Ida-Virumaa. Riigitee 13111 km 5,22-5,43 
rekonstrueerimine.

Tere,

Ehitame Uuskülas, Alutaguse vallas Ida-Virumaal Loodusspaad.

Paralleelselt rekonstrueerime maantee ja ehitame kergliiklustee.

Objekt: Riigitee 13111 km 5,22-5,43 rekonstrueerimine.

Antud objektil sooviksime kergliiklustee dreenliiva asendada LA35 
killustikuga.

Projekteerija ja OJV nõusolek on olemas.

Kas kooskõlastate antud lahenduse?

 Parimatega,

​Rene Loit

teede ja välistrasside objektijuht

Nordecon AS

Toompuiestee 35, 10149 Tallinn, Estonia

54360481

 <mailto:[email-masked]> [email-masked]

 <http://www.nordecon.com/> www.nordecon.com

 <http://www.nordecon.com/>