Subject: FW: Re[4]: 24-01.kooskõlastamine
From: "Merike Joonsaar" <[email-masked]>
To: "MNT Teed" <[email-masked]>
Date: Fri, 8 Mar 2024 09:50:09 +0200

Tere.

Palun mulle täitmiseks, korduv.

Tervitades

Merike

From: REK Projekt OÜ <[email-masked]>
Sent: Friday, March 8, 2024 9:44 AM
To: Merike Joonsaar <[email-masked]>
Subject: Re[4]: 24-01.kooskõlastamine

Tere.

Sain Keskkonnaameti poolt kooskõlastuse kõikide viie projektide kohta ilma 
märkusteta (lisatud manusesse). Ehk esitatud ristumiskohtade põhiprojektid 
(27 km 26,08 ning 20175 km 7,42) jäävad TA-le esitatud kujul. Kas on tarvis 
teha uue kk taotluse?

Tervitades,

Andrei Glazatšev

REK Projekt OÜ

------------

От "Merike Joonsaar" <[email-masked] 
<mailto:[email-masked]> >

Кому "REK Projekt OÜ" <[email-masked] <mailto:[email-masked]> >

Дата 09.02.2024 15:06:04

Тема RE: Re[2]: 24-01.kooskõlastamine

Tere.

Tänan kiire tagasiside eest.

Teeme siis tõesti nii, et oodake KeA vastus ära. Ja siis esitage projekt 
uuesti meile.

Tervitades

Merike Joonsaar

From: REK Projekt OÜ <[email-masked] <mailto:[email-masked]> >
Sent: Friday, February 9, 2024 2:18 PM
To: Merike Joonsaar <[email-masked] 
<mailto:[email-masked]> >
Subject: Re[2]: 24-01.kooskõlastamine

Tere.

Tänan info eest.

Keskkonnaameti poolt pole tagasisidet tulnud. Ei tea, mis järjekorras nad 
vaatavad kõik need projektid üle.. Parempoolse nähtavuskolmnurga sisse 
(Natura 2000 ala) jäävad 1-2 suurt puud ja vist üks väike. Vasakpoolne on 
puhas. Võin joonisele märkida ka need puud. Siis on tõesti kindlam.. 
Vastavalt lahendusele, Keskkonnaameti poolt ei pea tekkima kooskõlastamise 
takistusi, sest tegelikult nähtavusalal ei likvideerita ühtegi puud. Nad 
võivad mingid lisatingimused panna teekraavide puhastamise kohta.

Isegi ei tea, kuidas Teil kõige parem tegutseda, kas jääte ootama KeA poolt 
vastust mahasõitude kohta ja siis annate oma vastuse või.. Minul kiire 
hetkel ei ole, kõikide projektide üleandmise tähtaeg on 1.mai ehk 2,5 kuud 
on veel aega..

Tervitades,

Andrei

------------

От "Merike Joonsaar" <[email-masked] 
<mailto:[email-masked]> >

Кому "REK Projekt OÜ" <[email-masked] <mailto:[email-masked]> >

Дата 09.02.2024 13:19:52

Тема RE: 24-01.kooskõlastamine

Tere.

Tänan projektide eest.

Informeerin, et jagasin Teie poolt esitatud projektid kaheks eraldi 
menetluseks:

1.	Üks menetlus - ristumiskohad 27 km 26,08 ning 20175 km 7,42
2.	Teine menetlus – metsaparandusobjektide teed

Olen ristumiskohtade projektid läbi vaadanud.

Küsin, et kas Keskkonnaamet on 20175 km 7,42 (töö nr 24-01/E) projektis 
nähtavuskolmnurgad ära kooskõlastanud?

Kas Natura 2000 alal paiknevad puud jäävad väljapoole nähtavuskolmnurka? 
Oleks hea, kui need puud oleks nähtavuskolmnurkade joonisel ära tähistatud. 
Et ei tuleks pärast ootamatuid probleeme.

   Lugupidamisega

Merike Joonsaar

Peaspetsialist

Planeerimise osakond

kooskõlastuste üksus

5862 7078

From: REK Projekt OÜ <[email-masked] <mailto:[email-masked]> >
Sent: Thursday, February 8, 2024 11:25 AM
To: [email-masked] <mailto:[email-masked]>
Subject: 24-01.kooskõlastamine

Tere.

REK Projekt OÜ koostab RMK tellimusel Rapla ja Pärnu maakonnas, Märjamaa, 
Kehtna ja Põhja-Pärnumaa vallas asuva Järvakandi metsaparandusobjekti 
uuendustööde kava (töö nr 24-01-A) ning teede rekonstrueerimis- ja 
uuendusprojektid (tööd nr 24-01-B, 24-01-C, 24-01-D, 24-01-E).

Esitame kooskõlastamiseks järgmised tööd:

- Riigitee nr 20175 Valgu-Libatse km 7,42 ristumiskoha rekonstrueerimise 
põhiprojekt  (töö nr 24-01/E).

- Riigitee nr 27 Rapla – Järvakandi - Kergu km 26,08 ristumiskoha 
rekonstrueerimise põhiprojekt (töö nr 24-01/B).

Transpordiameti projekteerimise nõuded 30.06.2022 nr 7.1-1/22/14386-2

Lisaks heakskiitmist vajavad ka allpool nimetatud tööd, kuna projekteeritud 
tööd ulatuvad 27 Rapla - Järvakandi - Kergu tugimaantee kaitsevööndisse.

- Järvakandi metsaparandusobjekt. Metsakuivenduse maaparandusehitiste 
uuendustööde kava (töö nr 24-01-A).

- Järvakandi metsaparandusobjekt. Järvakandi-Kohtru tee, Rahkama-Kootja tee, 
Kootja tee ja Kootja tupiktee rekonstrueerimise projekt (töö nr 24-01-C).

- Järvakandi metsaparandusobjekt. Lelle sihitee ja Loo tee rekonstrueerimise 
projekt (töö nr 24-01-D).

Kaaskiri lisatud manusesse.

Töö on allalaetav siit: TA.zip 
<https://1drv.ms/u/s!AmyJ0wQ6aDW9gbV9zSko4e5obxwegA?e=nDxZ1Q>

Tervitades,

Andrei Glazatšev

REK Projekt OÜ

+372 55662152