Subject: FW: Haljastusprojekti lisatöö
From: "Elle Tamm" <[email-masked]>
To: "MNT Teed" <[email-masked]>
Date: Mon, 2 Feb 2026 09:13:19 +0200

Tere,

Palun registreerida, asjatoimik
<https://delta.transpordiamet.ee/dhs/faces/jsp/dialog/container.jsp>
8-1/24-099/

Lugupidamisega

Elle Tamm

Projekteerimise üksuse projektijuht

+372 5597 6476

 <http://www.transpordiamet.ee/> www.transpordiamet.ee

Transpordiamet

From: 24113 <[email-masked]>
Sent: Wednesday, January 28, 2026 4:41 PM
To: Elle Tamm <[email-masked]>
Cc: Rein Annusver | K-Projekt <[email-masked]>; Robert Peterson
| K-Projekt <[email-masked]>
Subject: RE: Haljastusprojekti lisatöö

Tere,

Edastan haljastuse lisatööde pakkumise.

Tööde teostamise ajakulu toodud pakkumises. Muudatused mõjutavad kindlasti
ka teiste eriosade vormistamist.

Visualiseeringu võimalikku uuendamist haljastuse osas see ei sisalda ning
vajadusel tuleks eraldi kokku leppida.

Tervitades

Karel Vergi
mob +372 5057035

 <http://kprojekt.ee/>

From: Elle Tamm <[email-masked]
<mailto:[email-masked]> >
Sent: Wednesday, January 28, 2026 3:37 PM
To: 24113 <[email-masked] <mailto:[email-masked]> >
Subject: Haljastusprojekti lisatöö

Tere,

Palun võimalusel saatke lähipäevil taotlus haljastusprojekti täiendamise
lisatöö kohta. Lisage selle töö tähtajad ja kui see töö muudab mõnda teist
rida ajakavas, siis ka selle uus võimalik tähtaeg. Ärme kaugusse venita,
aga uus töömaht (haljastuse lisatöö) tingib kindlasti piisava aja selle
teostamiseks.

Tahan selle üle teisipäeval oma juhiga arutada, seetõttu vajan taotlust.

Lugupidamisega

Elle Tamm

Projekteerimise üksuse projektijuht

+372 5597 6476

 <http://www.transpordiamet.ee/> www.transpordiamet.ee

Transpordiamet