Subject: RE: Luunja KKT perojekt
From: "Jaanek Liiv" <[email-masked]>
To: <[email-masked]>
Cc: <[email-masked]>
Date: Mon, 15 Sep 2025 15:53:42 +0300

Tere,

Luunja KKT ehitusprojekt on kooskõlastatud EHR-is. Ehitusluba
2512271/13506.

https://livekluster.ehr.ee/ui/ehr/v1/document?docNr=2512271/13506

Projekt lingina
<https://swenergiaou-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jaanek_liiv_swenergi
a_ee/EqCGjsbydnxFrUdeV5E5gfgBmC_75iKltR-VDo0FPUQKXQ?e=LSMev5>
1155_TP_v01_Luunja_2025_08_12

Ehitustööde alustamise käigus tekkis problem- üllatus. Olemasoleva tee
(Kõrvalmaantee, 22251, Põvvatu-Luunja tee; 3.957-3.963 km) all puudus
küna, sealt ei saa minna läbi küna hülsstorudega nagu oli algselt projekti
järgi planeeritud. Vana torustik asub hinnanguliselt 30-50cm sügavusel
(haljasalal osaliselt maa pepal nähtav)

Mis oleksid tingimused kas puurimisega või lahtisel meetodil?

Lahtisel meetodil saaks likvideerida ka vanad soojatrassid. Antud
ristumisel või ristumise kõrval on asfaldil näha ka vajumisi- lisan pildid
lingina.
<https://swenergiaou-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/jaanek_liiv_swenergi
a_ee/EtkiZ9DkjQBOuLfqt0fGRrEB6lp4jTUgtIB12p7fHbG5vQ?e=BX8ALg>  nr.2
Transpordiamet (küna puudu)

Jaanek Liiv
Projektijuht

SW Energia OÜ
+372 5385 2090
 <mailto:[email-masked]> [email-masked]
 <https://www.swenergia.ee> www.swenergia.ee