Subject: Pärnu maakond Lääneranna vald Lihula linn Mihklipargi PEJ 10976 muudatus
From: Gunnar Mägi <[email-masked]>
To: "MNT Teed" <[email-masked]>
Date: Thu, 22 Jan 2026 12:23:03 +0200

Tere

Edastan regimiseks, eelnev 7.1-2/26/30-1

Parimate soovidega

Gunnar Mägi

Peaspetsialist

Tehnovõrkude üksus

Planeerimise osakond

5184315

          Valge 4 / 11413 Tallinn /  <https://www.transpordiamet.ee/>
Transpordiamet

From: Altoja, Keio <[email-masked]>
Sent: Tuesday, January 20, 2026 9:31 AM
To: Gunnar Mägi <[email-masked]>; Ruth Koppel
<[email-masked]>
Subject: Ehitusteatis 2611201/00025 ja ehitusloa taotlus 2611271/00007

Tere,

Sain ehitusloa taotlusele ja ehitusteatisele alljärgneva märkuse
Transpordiameti poolt:

Transpordiamet on samasse kohta (riigitee nr 60 km 54,49 –
54,97)kooskõlastanud Leonhard Weiss OÜ töö nr 10518 „Päikesejaama
keskpingekaablid. Metsaveere, Hälvati küla Lääneranna vald, Pärnumaa.“
(21.05.2024 kirjaga nr 7.1-2/24/13197-12) ja LEONHARD WEISS OÜ töö nr
10659 „Lihula 33 kV ja 110 kV kaablitrassi eelprojekti koostamine, Lihula
linn,Lääneranna vald, Pärnu maakond“ (22.04.2025 kirjaga nr
7.1-2/25/17150-4), seega ei saa me kattuvat projekti samasse kohta
kooskõlastada.

Projektide trassid seal tõesti kattuvad, kuid seal nii ongi see mõeldud.
Tegemist sama tellija erinevate projektidega, mis kõik ehitusse ei lähe.
Trassi algus on neil sama kuid lõpp asukoht erinev. Kuidas saaks antud
märkuse ära lahendada? Kas vajalik oleks lisada asendiplaanile mingi
täiendav viide selle kohta, et välja ehitatakse ainult üks neist nimetatud
töödest?

LEONHARD WEISS OÜ

Elektriteenuste divisjon

Põhja projekteerimispiirkond

Keio Altoja

Projektijuht

Vesse 8, 11415 Tallinn

Mob +372 53 426415

 <mailto:[email-masked]> [email-masked]

 <http://www.leonhard-weiss.ee/> http://www.leonhard-weiss.ee

LEONHARD WEISS grupi ettevõte

Meie juriidiliste teadetega tutvumiseks külastage meie
<http://www.leonhard-weiss.ee/> kodulehte.