Subject: FW: Ehitusloa taotlus nr. 2511271/25549 TRAM-i märkused
From: "Jana Prost" <[email-masked]>
To: "Anne Vesinurm" <[email-masked]>
Date: Fri, 20 Mar 2026 14:47:09 +0200

Tere, Anne

Palun registreeri mulle tööülesanne. Delta viit 7.1-2/25/19678-2.

Aitäh!

Jana

From: Karel Kirss <[email-masked]>
Sent: Wednesday, March 18, 2026 1:07 PM
To: Jana Prost <[email-masked]>
Subject: Ehitusloa taotlus nr. 2511271/25549 TRAM-i märkused

Tere, Jana

Kirjutan teile ehitusloa taotlus nr. 2511271/25549 menetluse
Transpordiameti märkuste asjus. Me korrigeerime kõik projektid märkustele
vastavaks, aga soovin täpsustada märkuse nr. 1 sisu ja tausta.

Antud arendusalal on meil kokku 20 elamu kinnistut, millest neli asub
riigitee 11334 Raeküla tee T2 kaitsevööndis.

Arendaja ja Transpordiameti vahel on sõlmitud ristumiskoha ehitamise
leping ning arendusala teedele on ehitusload väljastatud.

Kas kollasena märgitud lõik tähendab, et TRAM kooskõlastab elamu ehitusloa
taotluse ka siis, kui arendusala teed ja tehnovõrgud ei ole veel ehitatud
ja kasutuslube saanud vastavalt DP elluviimise kavas toodule?

Teie 11.03.2026 EHRis esitatud märkus annab mulle selle mõistmise, kuna
viitate märkustele 2-11. Need märkused korrigeerime enne, kui nüüd uuesti
taotluse esitame.

Vald ja arendaja on omavahel sõlmimas garantiikirja lepingut, mis tagab,
et arendaja ehitab välja tehnovõrgud, rajatised ja teed. Vald soovib veel
saada TRAM-i kinnitust, et te kooskõlastate elamute ehitusloa taotlused
(kui teie esitatud kõik märkused on muidugi parandatud) selleks, et vald
saaks ehitusloa taotlused kooskõlastada vaatamata sellele, et DP
elluviimise kava sõnastab tegevuskäigu veidi teises järjekorras.

Jään ootama teie tagasiside esimesel võimalusel. Vald, arendaja ja ehitaja
on väga huvitatud selle küsimuse kiires lahendamises.

Lugupidamisega

Karel Kirss

Projekteerimise projektijuht

T: +372 5353 0687

 <http://nobe.ee/>

  <https://www.facebook.com/NOBEehitus>
<https://www.instagram.com/nobeehitus/>
<https://www.linkedin.com/company/nobeehitus>