Subject: FW: Tuulikute vedu_likvideerimise tähtaeg
From: "Merike Joonsaar" <[email-masked]>
To: "MNT Teed" <[email-masked]>
Date: Fri, 19 Jun 2026 14:18:59 +0300

Tere.

Palun mulle.

Tervitades

Merike

From: Igor Savits <[email-masked]>
Sent: Friday, June 19, 2026 2:11 PM
To: Merike Joonsaar <[email-masked]>
Cc: Margus Magus <[email-masked]>; Jaan Saia
<[email-masked]>; Valdo Jänes
<[email-masked]>; Andrus Guutmann
<[email-masked]>; Alard Tallo
<[email-masked]>
Subject: Re: Tuulikute vedu_likvideerimise tähtaeg

Tere!

Suhtlesin vedajaga ning neil oleks soov lepingut pikendada.

Olen rääkinud ka KMG-ga, kes hakkab teostama taastusremonti T-8 lõigul
(Keila ring), ning nemad ütlesid, et alustavad töödega alates 16.07. Kas
oleks võimalik saada pikendust kuni 15.07? Selleks kuupäevaks saavad kõik
laiendused likvideeritud.

Veel infoks — alates 15.07 hakkame taastama liiklusmärke, TV-poste jne.

Ainus lõik, kus taastamistööd kestavad kuni juuli lõpuni, on Paikuse
ringristmikust kuni Läti piirini. Meil on Paikuse laoplatsil ladustatud
tuulikute osad ning nende vedu kestab veel kuni juuli lõpuni. Pilt lisatud

Lugupidamisega / Best regards
Igor Savits | Projektijuht
Mobiil: +372 58 864 500 | Eesti | Tallinn