Subject: FW: RB Harju III Kangru mahasõidu ehituse projekt
From: "Peter Kaine" <[email-masked]>
To: <[email-masked]>
Date: Tue, 30 Sep 2025 15:35:34 +0300

Tere

Esitame taotluse, et ehitada ajutine mahasõit Kangrusse, mis on leitav
manusest.

Lugupidamisega

PETER KAINE

Projektijuht

—

INF Infra OÜ

+372 527 4816

 <mailto:[email-masked]> [email-masked]

From: Ksenia Haavistu <[email-masked]
<mailto:[email-masked]> >
Sent: Monday, September 29, 2025 2:19 PM
To: Peter Kaine <[email-masked] <mailto:[email-masked]> >
Cc: Taimar Paate <[email-masked] <mailto:[email-masked]> >; RB
Kangru Saku <[email-masked] <mailto:[email-masked]> >; Jan
Minski <[email-masked] <mailto:[email-masked]> >; Harju3
<[email-masked] <mailto:[email-masked]> >; Priit Sissas <[email-masked]
<mailto:[email-masked]> >; OJV – Harju III <[email-masked]
<mailto:[email-masked]> >; Heinla, Jaanus <[email-masked]
<mailto:[email-masked]> >; Kristjan Toome <[email-masked]
<mailto:[email-masked]> >
Subject: RE: RB Harju III Kangru mahasõidu ehituse projekt

Tere

Väga detailne projekt. Järgmine kord võib seda teha lihtsamalt, nagu ma
kirjutasin skeem ja kirjeldus.

*	Bussipeatuse osa läheb lammutusse ( GRK teostab), palun lepigi
kokku kas see on vajalik või lammutate hiljem ise ( nt unikivi peenra
kohal).
*	Seletuskirjas palun üle vaadata hooldusjuhend. Tegemist on ajutise
mahasõiduga, kogu hooldus jääb INF Infrale.
palun välja võtta tee omaniku kohustused
*	Ei ole selge kuhu on planeeritud valuplastik

Palun esitage taotlus.

Lugupidamisega

Ksenia Haavistu

Põhja osakonna ehituse üksus

ehituse projektijuht

5330 4612

 <http://www.transpordiamet.ee/> www.transpordiamet.ee

From: Peter Kaine <[email-masked] <mailto:[email-masked]> >
Sent: Friday, September 26, 2025 1:04 PM
To: Ksenia Haavistu <[email-masked]
<mailto:[email-masked]> >
Cc: Taimar Paate <[email-masked] <mailto:[email-masked]> >; RB
Kangru Saku <[email-masked] <mailto:[email-masked]> >; Jan
Minski <[email-masked] <mailto:[email-masked]> >; Harju3
<[email-masked] <mailto:[email-masked]> >; Priit Sissas <[email-masked]
<mailto:[email-masked]> >; OJV – Harju III <[email-masked]
<mailto:[email-masked]> >; Heinla, Jaanus <[email-masked]
<mailto:[email-masked]> >; Kristjan Toome <[email-masked]
<mailto:[email-masked]> >
Subject: RB Harju III Kangru mahasõidu ehituse projekt

Tere, Ksenia

Esitame selle kirjaga Kangru tugiseina juures mahasõidu ehitamise
projekti, kus on TRAM poolt nõutud 20m pikkusega asfalteeritud lõik ning
on kontrollitud ka nõutud nähtavused.

Lisaks esitame kohe ka ajutise liikluskorralduse skeemi, mis on Jaan Saia
poolt kinnitatud ja allkirjastatud.

Palume Teie poolt esimesel võimalusel teavitada, kui esitatud projekti
dokumendid sobivad ning saame esitada taotluse teie poolt ette antud
vormiga, et saaksime võimalikult kiiresti mahasõidu rajamisega alustada,
sest see on oluline osa ka tugiseina juures oleva teeosa taastamisel.

Projektdokumentatsioon ja kooskõlastatud ajutine liikluskorraldusskeem on
kättesaadavad Bauhubi lingil :
<https://app.bauhub.ee/public/sharebox/f76a28a2-c133-4aa3-8b51-b96c87814b2
3>
https://app.bauhub.ee/public/sharebox/f76a28a2-c133-4aa3-8b51-b96c87814b23

Lugupidamisega

PETER KAINE

Projektijuht

—

INF Infra OÜ

+372 527 4816

 <mailto:[email-masked]> [email-masked]

From: Ksenia Haavistu < <mailto:[email-masked]>
[email-masked]>
Sent: Friday, September 12, 2025 8:02 AM
To: Kristjan Toome < <mailto:[email-masked]>
[email-masked]>; Priit Sissas < <mailto:[email-masked]>
[email-masked]>
Cc: Peter Kaine < <mailto:[email-masked]> [email-masked]>; Taimar
Paate < <mailto:[email-masked]> [email-masked]>; Martin Eelmaa <
<mailto:[email-masked]> [email-masked]>; Jane-Ly Tammekivi <
<mailto:[email-masked]> [email-masked]>
Subject: RE: Ajutise mahasõidu rajamise kooskõlastus

Tere

*	Enne loa väljastamist peab olema kooskõlastatud projekt/kirjeldus
selle mahasõidu kohta, kus on siis kõik vajalik (sh konstruktsioon
asfaltist jms nõuded) kirjas. Antud mahasõidu puhul soovib  TRAM
asfaltkattet pikkusega 20m. Antud juhul palun välja tuua ka nähtavuse
kolmnurgad.
*	Kui projekt on kooskõlastatud, siis esitage ajutise
liikluskorralduse projekti mahasõidu rajamiseks/likvideerimiseks, mis peab
olema Jaaniga kooskõlastatud.
*	Peale seda tuleb esitada taotlus õigel vormil (lisan manusesse
vormi) esindusõigust omava isiku poolt allkirjastatult (võib olla ka
volikirjaga volitatud). Taotlus tuleb esitada aadressile
<mailto:[email-masked]> [email-masked].

Lisan veel, et TRAM võib kooskõlastada ristumise seni kui maantee kuulub
riigile. Bussipeatus kuhu soovite rajada bussipeatus ei ole hetkel
kasutuses( minu teada) kuid GRK teeb siin lammutustöid.

Lugupidamisega

Ksenia Haavistu

Põhja osakonna ehituse üksus

ehituse projektijuht

5330 4612

 <http://www.transpordiamet.ee/> www.transpordiamet.ee

From: Taimar Paate < <mailto:[email-masked]> [email-masked]>
Sent: Thursday, September 11, 2025 12:21 PM
To: Ksenia Haavistu < <mailto:[email-masked]>
[email-masked]>
Cc: Peter Kaine < <mailto:[email-masked]> [email-masked]>; Martin
Eelmaa < <mailto:[email-masked]> [email-masked]>; Jane-Ly
Tammekivi < <mailto:[email-masked]> [email-masked]>
Subject: Ajutise mahasõidu rajamise kooskõlastus

Tere Ksenia!

Oleme varasemalt arutanud mahasõidu ehitust Kangrusse. Praeguse uue info
kohaselt oleks meie INF Infra huvi rajada mahasõit võrreldes varasema
plaani kohaselt siia: (antud asukoha puhul poleks ristumisi ka Kangru LS
ehitustöödega)

Seoses Kangru - Saku vahel toimuvate ehitustöödega oleks meie huvi rajada
allpool kuvatud skeemi põhiselt mahasõit raudeetrassile. Mahasõit trassilt
viiakse kokku vana tugimaantee nr 15 juurde Kangrus. Antud olemasolev
maantee on peale uue liiklussõlme avamist jäänud alles osaliselt
kohalikuks teeks, seega liikluskoormus on vähenenud trastiliselt.
Mahasõidu soovime rajada esimesel võimalusel. Lisaks oleme olnud suhtluses
juba ka RMK-ga. Palun väljastada meile tingimused, mille alusel saaksime
antud asukohta rajada mahasõidu.

Lugupidamisega

TAIMAR PAATE

Objektijuht

—

INF Infra OÜ

+372 5898 3702

 <mailto:[email-masked]> [email-masked]