Subject: 11185 Sõeru tee ristmik
From: "Merike Joonsaar" <[email-masked]>
To: "MNT Teed" <[email-masked]>
Date: Fri, 7 Nov 2025 09:36:57 +0200

Tere.

Regame selle mulle Deltasse, muidu jääb meilboksis tähelepanuta (tuli 
21.okt).

Lugupidamisega

Merike Joonsaar

Peaspetsialist

Planeerimise osakond

kooskõlastuste üksus

5862 7078

From: Partner Insenerid OÜ <[email-masked]>
Sent: Tuesday, October 21, 2025 3:37 PM
To: Merike Joonsaar <[email-masked]>
Cc: Indrek Brandmeister <[email-masked]>
Subject: Re: FW: FW: Sõeru tee EHR märkused korrigeeritud

Tere

Veelkord selgitan, Saue VV ei ole soovi ehitada antud mahasõitu uuesti, kuna 
see on korras ja ehitutatud TRAM kooskõlastatud projekti kohaselt 2017a.

Sellel pildil on näha ka vertikaalplaneering kus mahasõidu osa vesi valgub 
riigitee äärde.

Minu uue lahendusega muutub ju olukord paremaks (vesi hakkab valguma 2,4m 
sõidutee kattest eemale), rohkem vertikaal ei saa korrigeerida, kuna see on 
seotud kõnnitee kõrgustega.

Üks võimalus on veel, et olemasolevale mahasõidule ei kavanda uut katet ja 
jääb ainult mahasõidu paremal osal asfaltkattega laiendus.

Millise variandi valin?

Heade soovidega

Raimo Tarto

Partner Insenerid OÜ

Projektijuht/teedeinsener

+372 53358333

https://partnerinsenerid.ee/

Kontakt Merike Joonsaar (<[email-masked] 
<mailto:[email-masked]> >) kirjutas kuupäeval T, 21. 
oktoober 2025 kell 11:57:

Tere.

Vertikaalplaneering tuleb koostada nii, et sademevett ei suunata riigitee 
alusele maale.  Palun vertikaalplaneeringut vastavalt korrigeerida (nihutada 
madalam koht riigitee kinnistu piirist veidi eemale). Vajadusel tuleb 
olemasolevat kergliiklusteed väikeses ulatuses ümber projekteerida/ehitada.

Kui vallalt saadud info kohaselt on ristmikul olemas korralikud aluskihid 
(riigiteega samaväärsed aluskihid), mis ei vaja välja vahetamist, siis saate 
projekti koostamisel sellest infost lähtuda.

Lugupidamisega

Merike Joonsaar

Peaspetsialist

Planeerimise osakond

kooskõlastuste üksus

5862 7078

From: Partner Insenerid OÜ <[email-masked] 
<mailto:[email-masked]> >
Sent: Tuesday, October 7, 2025 4:51 PM
To: Merike Joonsaar <[email-masked] 
<mailto:[email-masked]> >
Subject: Re: FW: Sõeru tee EHR märkused korrigeeritud

Tere

Muutsin vertikaali (punasega tähistatud) nii, et sademevesi valgub 2,4 m 
kaugusel riigitee asfaltkatte äärest.

Rohkem kaugemale ei saa, kuna kõnnitee ühenduste kohas (roheline ring) 
peavad kõrgused klappima.

Kas nii sobib?

Näitan mõnele tähispostile ristid veel peale, kuid seletuskirjas oli 
kirjeldatud, et ettejäävad tähispostid likvideerida ja asendada.

Saue Vallavalitsus on 2017 aastal ehitanud välja antud mahasõidu koos 
kergliiklusteega, seega on seal mahasõidu konstruktsiooni kihid korralikud 
ja ei vaja välja vahetamist. Uue lahendusega tuleb natuke mahasõitu 
laiendada, kuid ka seal on konstruktsiooni kihid piisavad ja täiendavat 
väljakaevet pole vaja.

Palun tagasisidet.

Heade soovidega

Raimo Tarto

Partner Insenerid OÜ

Projektijuht/teedeinsener

+372 53358333

https://partnerinsenerid.ee/

Kontakt Indrek Brandmeister (<[email-masked] 
<mailto:[email-masked]> >) kirjutas kuupäeval T, 7. 
oktoober 2025 kell 16:03:

Tere

Esitame Saue valla poolse arvamuse TRAM märkusele

Saue Vallavalitsus on teinud põhiprojekti nr 1242.01 kohase korralike nõutud 
konstruktsioonidega mahasõidu

Mis on käesoleval hetkel veel täiesti uuelaadse väljanägemisega

Alused

ridakillustikust alus fr 4-63 (E≥170Mpa)

h= 20cm

dreenkiht k≥2,0m/ööp

h≥ 20cm

See on väljavõte projektist ja on olemas ju täielik ehituse täitedokk, kus 
me just ehitasime värskelt selle mahasõidu välja

Ja olin ka ise selle mahasõidu rajamise juures ja nägin kuidas ka ehitati 
seal väga korralikud alused välja.

Ehk et Saue vald on teinud sellele mahasõidule juba korralikud alused ja me 
ei taha hakata rahva raha kulutades seda mahasõitu

Koos alustega jälle nullist rajama, kui soov oli üksnes mahasõitu ühest 
servast natuke laiendada,

Seega palun mitte minna siin nõudmistega nüüd liiale vaid lubada see tee 
rajada ja mitte ehitada uusi aluseid, mis on täiesti uueväärsed ja säilinud 
alused.

Lugupidamisega

Indrek Brandmeister

teedespetsialist

GSM  <tel:+372%20534%2007008> +372 534 07008

 <mailto:[email-masked]> [email-masked]

www.sauevald.ee <http://www.sauevald.ee>

 <http://www.sauevald.ee/>

  _____

From: Partner Insenerid OÜ <[email-masked] 
<mailto:[email-masked]> >
Sent: Tuesday, October 07, 2025 15:37
To: Indrek Brandmeister <[email-masked] 
<mailto:[email-masked]> >
Subject: Fwd: FW: Sõeru tee EHR märkused korrigeeritud

Tere

Saatsin vahepeal Sõeru tee parandatud projekti otse Merikesele üle 
vaatamiseks ja tulid mõned tähelepanekud tagasi.

Kas hakkan korrigeerima?

Heade soovidega

Raimo Tarto

Partner Insenerid OÜ

---------- Forwarded message ---------
Saatja: Merike Joonsaar <[email-masked] 
<mailto:[email-masked]> >
Date: T, 7. oktoober 2025 kell 15:03
Subject: FW: Sõeru tee EHR märkused korrigeeritud
To: [email-masked] <mailto:[email-masked]> 
<[email-masked] <mailto:[email-masked]> >

Tere.

Tänan projekti eest.

Mõned tähelepanekud.

1.	Palun vertikaalplaneeringuga mitte juhtida sademevett riigitee alusele 
maale.
2.	Mõned tähispostid on jäänud likvideerimata.
3.	Riigiteega ristumiskohale näha ette Sõeru tee katendiga samaväärne 
katend.

NB! Infoks KOV-le. Riigitee 11185 ja Sõeru tee ristumiskoha 
rekonstrueerimiseks sõlmivad TRAM ja Sõeru tee rekonstrueerimisest huvitatud 
isik (KOV) ristumiskoha ehitamise lepingu.  Lepingu sõlmimine (sh kahepoolne 
allkirjastamine) on Sõeru tee ehitusloa eelnõu kooskõlastamise eelduseks.

Lepingu sõlmimine toimub väljaspool EHR keskkonda.

Täiendatud projekti ootama jäädes.

Lugupidamisega

Merike Joonsaar

Peaspetsialist

Planeerimise osakond

kooskõlastuste üksus

5862 7078

From: Partner Insenerid OÜ <[email-masked] 
<mailto:[email-masked]> >
Sent: Tuesday, September 30, 2025 5:01 PM
To: Merike Joonsaar <[email-masked] 
<mailto:[email-masked]> >
Subject: Sõeru tee EHR märkused korrigeeritud

Tere

Palun projekt üle vaadata enne kui laen uuesti EHRi kooskõlastamiseks.

Korrigeerisin kõiki Sinu poolt esitatud märkusi.

- täiendasin geoalust.

- näitasin ristmiku kokkuviimise osa

- sidusin laienduse astmeliselt

- lisasin nii uuele kui olemasolevale teele verikaali

- eemaldasin kõnnitee katte sõidutee alalt ja asendasin ettenähtud tee 
konstruktsiooniga.

(täiendasin asendiplaani, ristprofiili rn 2, seletuskirja, töömahte)

Heade soovidega

Raimo Tarto

Partner Insenerid OÜ

Projektijuht/teedeinsener

+372 53358333

https://partnerinsenerid.ee/