Subject: FW: Innovatsiooniprojektide arenduspäev
From: "info - MKM" <[email-masked]>
To: "info - MKM" <[email-masked]>
Date: Tue, 17 Mar 2026 14:44:02 +0200

From: Ann Rehemaa <[email-masked] <mailto:[email-masked]> >
Sent: Monday, March 16, 2026 7:48 PM
To: Kairit Viidalepp - RK <[email-masked] 
<mailto:[email-masked]> >
Cc: Tõnis Arjus <[email-masked] <mailto:[email-masked]> >; 
Tiit Oidjärv - MKM <[email-masked] <mailto:[email-masked]> >; 
Regina Viljasaar-Frenzel <[email-masked] 
<mailto:[email-masked]> >; Moonika Schmidt - 
MKM <[email-masked] <mailto:[email-masked]> >; Lauri Suu 
<[email-masked] <mailto:[email-masked]> >; 
Ivan Sergejev - MKM <[email-masked] <mailto:[email-masked]> >; 
Mart Nielsen <[email-masked] <mailto:[email-masked]> >; 
Kristjan Kaiklem <[email-masked] 
<mailto:[email-masked]> >; Marko Arula <[email-masked] 
<mailto:[email-masked]> >; Henri Pook <[email-masked] 
<mailto:[email-masked]> >
Subject: Innovatsiooniprojektide arenduspäev

Tähelepanu! Tegemist on välisvõrgust saabunud kirjaga.
Tundmatu saatja korral palume linke ja faile mitte avada.

Tere!

Saadan MaRu, MKMi, Kemiti ja KLIMi kolme ühisprojekti muudetud ideekavandid. 
Peamised muudatused ideekavandites:

*	Vähendasime projektis 2 ja 3 eelarvet 50%. Saavutasime selle:

*	Realiseerides katsetused esialgsetes taotlustes kavandatust üldisemas 
täpsusastmes (TRL 3-4, nt mock-up mitte toimivad prototüübid, genereeritud, 
mitte reaalsed andmed).

*	Kärpides projektide neid tegevusi, mis ei olnud innovatsiooniprojektide 
edukuse hindamisel kriitilise tähtsusega ning mida on võimalik teostada 
teiste rahastusallikate abil (nt osade kaarditööriistade prototüübid tehakse 
paralleelselt X-GIS 3D projektis ning osade AI katsetuste jaoks taotleme 
eraldi rahastust spetsiaalsetest sellele suunatud fondist).
*	Tehes rohkem tegevusi ära in-house, sh mõnevõrra suurendades 
projektimeeskonna FTEsid. Ühest küljest võimaldab töökohtade loomine kulusid 
mõnevõrra kokku hoida, aga eelkõige annab see projektide juhtimisel 
paindlikkust innoprojektide iseloomust tulenevate ootamatuste suhtes, kus 
ilmselt on vaja projekti kestel muuta lähenemist, lisada täiendavaid 
katsetusi või versioneerida oodatust rohkem. Kui need muutused ei ole tööde 
teostajaga hanke faasis kokku lepitud, siis võivad katsetused jääda 
lepingute skoobi tõttu tegemata, samas oma maja ressurssi on võimalik 
paindlikumalt kasutada. Töökohtade loomisel on tegemist ajutiste 
lepingutega, kuid projekt võimaldab partneritel aru saada, millised rollid 
on loodavate lahenduste jaoks tulevikuvaates kõige olulisemad, ning nendele 
positsioonidele püsirahastus tagada.
*	Luues e-ehituse platvormi testkeskkonna klooni, milles kasutame ainult 
vajaminevaid andmed. See võimaldab olulist kokkuhoidu taristukuludelt.

*	Lisasime projekti mõju hindamiseks eelarvesse ja tegevuskavasse 
tasuvusanalüüsi. Lisatud projekti nr 1, aga see teenindab kõiki kolme 
(ideekavandites välja toodud).

Koostasime kolme projekti tegevustest ülevaate saamiseks ka tegevuste 
ajakava, mis on nähtav siit: Innoprojekti Gantt 
<https://coach-bounce-33195746.figma.site/> . Kuna kõik projektid on 
eraldiseisvad, siis ei ole see graafik ideekavandite ametlik osa, aga 
GANTTist on hea näha seda, et kõik projektid toimuvad paralleelselt.

Heade soovidega

	Ann Rehemaa
projektijuht I digiteenistus
+372 521 0133

Maa- ja Ruumiamet
 <mailto:[email-masked]> ann.rehemaa @maaruum.ee
 <http://www.maaruum.ee/> www.maaruum.ee

Mustamäe tee 51, Tallinn