Subject: FW: 4-8/2345-1 Taotlus Tootsi kergliiklustee ja valgustuse projekti eelisjärjekorras kooskõlastamiseks ning notariaalse kasutuslepingu sõlmimise valmisoleku kinnitamiseks
From: Herkki Rõõm <[email-masked]>
To: "MNT Teed" <[email-masked]>
Date: Wed, 21 Jan 2026 07:58:49 +0200

Tere,

Palun registreerida minu töölauale.

Parimate soovidega,

Herkki Rõõm

From: Birjo Piiroja <[email-masked]>
Sent: Wednesday, January 21, 2026 6:22 AM
To: Herkki Rõõm <[email-masked]>; Ruth Koppel 
<[email-masked]>
Cc: Madis Albert <[email-masked]>
Subject: RE: 4-8/2345-1 Taotlus Tootsi kergliiklustee ja valgustuse projekti 
eelisjärjekorras kooskõlastamiseks ning notariaalse kasutuslepingu sõlmimise 
valmisoleku kinnitamiseks
Importance: High

Tere Herkki ja Ruth

Tänan teid senise vastutulelikkuse eest!

Vastan teie küsimustele ja ettepanekutele:

1.           Künnise kohta lisatud mõõtketid plaanile et oleks näha, et 
vastab 50 km/h mõõtudele ning lisatud tüüpjoonis (2. Teed->PDF)

2.           IKÕ joonised muudetud vastavalt Transpordiameti juhendile.

3.           Õige tähelepanek, muutsime ühenduse selliselt et see läheks 
mööda ol.ol. mullet/“mahasõitu“.

4.           Sama mis eelmine.

5.           Tiitelleht lisatud (1. Üldosa)

6.           Lisasime teise valgusti.

Parandatud dokumendid kättesaadavad lingilt:

 <https://pparnumaa-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/birjo_piiroja_pparnumaa_ee/IgAYfnSKKWmSTKUJUpUS2_ZFAR8AeAPV7Q0Abb0JRgxwmdw?e=HZNGV9> 
Kergliiklustee projekt 21.01.2026 seisuga

Juhul, kui olete valmis kooskõlastama projekti, siis palun teadke, et 
taotluse esitamise tähtaja rahastusmeetmesse tagumine aeg on 06.02. mis on 
juba 2 nädala pärast. See tähendab, et selle aja sees peame saama ka 
kooskõlastuse IKÕLe transpordiameti poolt ning jõudma ka notarisse. Kellega 
peaksin IKÕde osas otse ühendust võtma Transpordiametist, et saaksime 
kiiresti lahenduse?

Lugupidamisega

Birjo Piiroja

majandusvaldkonna abivallavanem

 <https://www.pparnumaa.ee/> Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus

Tel 5194 5300

[email-masked] <mailto:[email-masked]>

From: Herkki Rõõm <[email-masked] 
<mailto:[email-masked]> >
Sent: reede, 16. jaanuar 2026 15:13
To: Birjo Piiroja <[email-masked] 
<mailto:[email-masked]> >
Subject: RE: 4-8/2345-1 Taotlus Tootsi kergliiklustee ja valgustuse projekti 
eelisjärjekorras kooskõlastamiseks ning notariaalse kasutuslepingu sõlmimise 
valmisoleku kinnitamiseks

HOIATUS: See kiri on väliselt saatjalt. Kontrolli saatjat ning ole 
tähelepanelik kirjas sisalduvate linkide ja manuste osas!

Tere,

Olete esitanud meile kooskõlastamiseks töö nr 25011 „Tootsi asfaltkattega 
kergliiklustee ehitusprojekti koostamine“.

Käesoleva projekti koostamiseks ei ole küsitud Transpordiameti nõudeid.

Esitame järgmised märkused teede osale:

1.	Projektis puudub viide riigiteele rajatava künnise osas – riigiteele 
rajatav künnis peab arvestama 50 km/h piirkiiruse nõudeid ja olema rajataud 
vastavalt sellele.

Projektis peab olema lisatud vastav künnise tüüpjoonis (trapetsi kujulise 
künnise tüüpjoonis).

2.	Riigitee teemaa kinnistul paiknevate kergliiklustee osade ja tehnovõrkude 
kohta tuleb esitada isikliku kasutusõiguse joonised (IKÕ).

IKÕ joonised tuleb vormistada ja esitada meie juhendmaterjali aluseks 
võttes.

Lisan juhendid siia kirja manusesse.

3.	Miks on see riigiteega ühendus ja ületuskoht projekteeritud siia? Pesa tn 
, mille kaudu liikumine kergliiklusteele võib toimuda, on ca 30 m nihkes.

4.	Mis saab antud olemasolevast mahasõidust? Kas seda on vaja?

Kui see säilib, siis tuleb näha ette selle rekonstrueerimine– asfaltkattega 
mahasõit meie mahasõidu tüüp I alusel.

Kate tuleb viia kergliiklustee taha mõni meeter.

Kuii seda ei soovita säilitatda, siis tuleb truup võtta välja, taastada 
kraav.

See on teeregistri kohane mahasõit – km 0,877

Mahasõitu saab kasutada jalakäija siis Pesa tänavalt tulles kergliiklustee 
ühendusena.

5.	Teede osal puudub tiitelleht. Palume lisada

6.	Riigiteel oleva ülekäigukohal on valgustus projekteeritud ainult ühele 
poole – ülekäigukoha valgustus peab olema mõlemal pool riigiteed.

NB!

Hetkel ei ole mul veel meie Lääne osakonna ehituse üksuse seisukohta, kas 
saame künnise konstruktiivse lahendusega nõustuda või on vajalik midagi 
korrigeerida.

Saadan selle info esimesel võimalusel järele, suure tõenäosusega esmaspäeval 
st 19.01.

Lugupidamisega

Herkki Rõõm

peaspetsialist

Planeerimise osakond

kooskõlastuste üksus

+372 521 9446

www.transpordiamet.ee 
<https://checkpoint.url-protection.com/v1/url?o=http%3A//www.transpordiamet.ee&g=NmY5M2I3NjUxMmYzN2U5Yw==&h=OWNkYmJiOGVhOWQ4MDFiOWNhZjRkYTA4NTFmMzMzYWE3Y2ZjYTgxZGQ1NTNiYjJiMzlkNWI3Y2QzZmM5NjQ1YQ==&p=YzJlOmF5ZXNhOmM6bzozMTY5ODY2ZDkyOGFmODg5ZmUzMjgyNjkxMjdjNTkwMDp2MTpoOlQ=>

Valge 4 / 11413 Tallinn / Transpordiamet

From: [email-masked] <mailto:[email-masked]>  <[email-masked] 
<mailto:[email-masked]> >
Sent: Wednesday, December 31, 2025 9:23 AM
To: [email-masked] <mailto:[email-masked]>
Subject: 4-8/2345-1 Taotlus Tootsi kergliiklustee ja valgustuse projekti 
eelisjärjekorras kooskõlastamiseks ning notariaalse kasutuslepingu sõlmimise 
valmisoleku kinnitamiseks

Asutus: Põhja-Pärnumaa Vallavalitsus
Registreerimise kp: 31.12.2025
Registreerimise nr: 4-8/2345-1
Saadetava dokumendi pealkiri: Taotlus Tootsi kergliiklustee ja valgustuse 
projekti eelisjärjekorras kooskõlastamiseks ning notariaalse kasutuslepingu 
sõlmimise valmisoleku kinnitamiseks.

Lugupidamisega

Julia Erm
sekretär-registripidaja
tel 5919 5833
[email-masked] <mailto:[email-masked]>

  <http://email.mg.pparnumaa.ee/o/eJxEzj1OAzEQQOHTrDus8fhvtnARAUVabjB4xslKeLPyGs6PEEX6p6fv0o_7Y_CHfvFUuU7t17cSKAVCI6VmIDRaXE7ZpZgJzL008RmkNiJwLsYaPCdk9eRSiDEFsxUEjA69g4wewEZqrTpij2v-XDMtAfrNHgeP_bszW1XT9Tz5pi-blMW_olVRbhgxJxENa1XHvATgf65dgRb_bkbpzPtUXQLMwft5PIZs3HX-PWe5PHPzU_A3AAD__29ERjU>