Subject: FW: Hiiumaa Käina 35/10kV Kopli keskpingefiidri osaline rekonstrueerimine 24-V04 muudatus
From: Gunnar Mägi <[email-masked]>
To: "MNT Teed" <[email-masked]>
Date: Thu, 22 Jan 2026 17:22:03 +0200

Tere

Edastan regimiseks, minule, eelnev 7.1-2/25/13503-2

Parimate soovidega

Gunnar Mägi

Peaspetsialist

Tehnovõrkude üksus

Planeerimise osakond

5184315

          Valge 4 / 11413 Tallinn /  <https://www.transpordiamet.ee/> 
Transpordiamet

From: [email-masked] <[email-masked]>
Sent: Thursday, January 22, 2026 5:13 PM
To: Gunnar Mägi <[email-masked]>
Subject: RE: Hiiumaa Käina 35/10kV Kopli keskpingefiidri osaline 
rekonstrueerimine 24-V04

Tere, Gunnar

Pöördun su poole uuesti Käina keskpingefiidri rek-i projekti 
kooskõlastamisega. Kuna meil ei õnnestu mitte kuidagi sõlmida lepingut Ingi 
(36801:001:0393) kinnistuga, siis pidime kaabli tõstma TRAMi maale. Seega 
saadan sulle kooskõlastuse uuendamiseks uued dokumendid.

Jään ootama sinu kooskõlastuse uuendust esimesel võimalusel!

Tänud juba ette!

Dokumendid on leitavad siit: 
<https://vorguprojektou-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/tonis_liiber_vorguprojektou_onmicrosoft_com/IgBNhLHM9gJ5SJyptbGlcPoHAYsHUGX6MoZIEkMJf6RRM3c?e=vUx7X8> 
TRAM

Lugupidamisega,

Tõnis Liiber

Võrguprojekt OÜ

Tel. (+372) 56 855 114

From: Gunnar Mägi < <mailto:[email-masked]> 
[email-masked]>
Sent: reede, 17. oktoober 2025 15:04
To:  <mailto:[email-masked]> [email-masked]
Subject: RE: Hiiumaa Käina 35/10kV Kopli keskpingefiidri osaline 
rekonstrueerimine 24-V04

Tere

Mainin veel, muudatusega vähenes ka PARI pindala

Andke märku kas saite doku kätte,

Parimat

Gunnar Mägi

From:  <mailto:[email-masked]> [email-masked] < 
<mailto:[email-masked]> [email-masked]>
Sent: Friday, October 17, 2025 1:06 PM
To: Gunnar Mägi < <mailto:[email-masked]> 
[email-masked]>
Subject: RE: Hiiumaa Käina 35/10kV Kopli keskpingefiidri osaline 
rekonstrueerimine 24-V04

Tere

Saadan korrigeeritud maaplaanid. Manuses.

Lugupidamisega,

Tõnis Liiber

Võrguprojekt OÜ

Tel. (+372) 56 855 114

From: Gunnar Mägi < <mailto:[email-masked]> 
[email-masked]>
Sent: reede, 17. oktoober 2025 10:02
To:  <mailto:[email-masked]> [email-masked]
Subject: RE: Hiiumaa Käina 35/10kV Kopli keskpingefiidri osaline 
rekonstrueerimine 24-V04
Importance: High

Tere

Märkused Maade osakonnast, palun üle vaadata, edastage ainult ikõ plaanid,

12126 Käina-Ühtri-Aadma-Kuriste tee kinnistu nr 9414550 (plaan 2220)
IKÕ ala algus ja lõpp on alustatud ja lõpetatud täpselt ristumiskohalt, aga 
vaja on lisada 1 m plaanil lk 3 ja 4. Plaanil lk 7 tuleb võtta maha 
viirutus, mis ulatub riigiteelt välja kinnistule Endli 36801:001:2772 ja 
riigiteelt väljumise ristumise kohale lisada 1m.

12126 Käina-Ühtri-Aadma-Kuriste tee kinnistu nr 9431250 (plaan 3272)
IKÕ ala algus on alustatud täpselt ristumiskohalt, aga vaja on lisada 1 m, 
lk 1.

Parimat

Gunnar Mägi

From:  <mailto:[email-masked]> [email-masked] < 
<mailto:[email-masked]> [email-masked]>
Sent: Thursday, October 16, 2025 12:51 PM
To: Gunnar Mägi < <mailto:[email-masked]> 
[email-masked]>
Subject: RE: Hiiumaa Käina 35/10kV Kopli keskpingefiidri osaline 
rekonstrueerimine 24-V04

Tere

Piiride kattuvuste probleemid on nüüd lahendatud ning korrigeeritud 
materjalid on leitavad siit: 
<https://vorguprojektou-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/tonis_liiber_vorguprojektou_onmicrosoft_com/EscFoI2JWjtHrf-n7aLUm6oBzG8OAPrM1LPsuAJR8n9Sig?e=AapCLu> 
TRAM

Jään ootama teie kooskõlastust esimesel võimalusel!

Lugupidamisega,

Tõnis Liiber

Võrguprojekt OÜ

Tel. (+372) 56 855 114

From: Gunnar Mägi < <mailto:[email-masked]> 
[email-masked]>
Sent: neljapäev, 9. oktoober 2025 14:29
To:  <mailto:[email-masked]> [email-masked]
Subject: FW: Hiiumaa Käina 35/10kV Kopli keskpingefiidri osaline 
rekonstrueerimine 24-V04
Importance: High

Tere

Arutasime majasiselt veelkord kinnisasjade katastriüksuse piiride 
ülekattuvuse teemat ning paraku me ei saa anda projekteeritud lahendusele 
kooskõlastust enne, kui piiride ülekattuvus on likvideeritud. Vastasel 
korral ei ole teada, mis ulatuses on riigimaa ja mis ulatuses riigimaad 
kasutusse antakse.  Seetõttu ei saa riigivara kasutusse anda ega sinna 
ehitamist lubada. Soovitame antud küsimuses pöörduda Maa-ja Ruumiameti poole 
ja täpsustada, millal katastriüksuse piiride ülekattumine likvideeritakse.

Elektrilevi  OÜ peaks olema huvitatud pool.

Parimat

Gunnar Mägi

From: Gunnar Mägi
Sent: Wednesday, October 8, 2025 9:14 AM
To: [email-masked]' < <mailto:[email-masked]> 
[email-masked]>
Cc: Lii Lember < <mailto:[email-masked]> 
[email-masked]>; Tiina Reismann < 
<mailto:[email-masked]> [email-masked]>
Subject: RE: Hiiumaa Käina 35/10kV Kopli keskpingefiidri osaline 
rekonstrueerimine 24-V04
Importance: High

Tere

Teemaks endiselt kattuvad piirid, mainitud 19.08.25 kirjas

Siin on kaks lahendust kas vältida kattuvaid alasid või

Maade kattuvusega lõigul pöörduda  Maa- ja Ruumiameti poole vastava 
taotlusega, muuta PARI ala.

Piiride korrastamine tuleb läbi viia enne riigi transpordimaale 
kasutusõiguse seadmist ja seega ka enne ehitustegevuse alustamist.

Parimat

Gunnar Mägi

From:  <mailto:[email-masked]> [email-masked] < 
<mailto:[email-masked]> [email-masked]>
Sent: Monday, October 6, 2025 8:25 PM
To: Gunnar Mägi < <mailto:[email-masked]> 
[email-masked]>
Subject: RE: Hiiumaa Käina 35/10kV Kopli keskpingefiidri osaline 
rekonstrueerimine 24-V04

Tere

Saadan nüüd lisaks ka kaua tehtud IKÕ plaanid.

Lugupidamisega,

Tõnis Liiber

Võrguprojekt OÜ

Tel. (+372) 56 855 114

From: Gunnar Mägi < <mailto:[email-masked]> 
[email-masked]>
Sent: reede, 26. september 2025 10:15
To: Tõnis Liiber < <mailto:[email-masked]> [email-masked]>
Subject: RE: Hiiumaa Käina 35/10kV Kopli keskpingefiidri osaline 
rekonstrueerimine 24-V04

Tere

Tänud teatamast!

Parimat

Gunnar Mägi

From: Tõnis Liiber < <mailto:[email-masked]> [email-masked]>
Sent: Friday, September 26, 2025 10:05 AM
To: Gunnar Mägi < <mailto:[email-masked]> 
[email-masked]>
Subject: Re: Hiiumaa Käina 35/10kV Kopli keskpingefiidri osaline 
rekonstrueerimine 24-V04

Tere

Teen maaplaane. Uue nädala alguses tulevad maplaanid ka lisaks juba saadetud 
materjalidele ja saame vast kooskõlastusega lõpuni.

Lugupidamisega,

Tõnis Liiber

Võrguprojekt OÜ

Tel. (+372) 56 855 114

On 26. Sep 2025, at 09:54, Gunnar Mägi <[email-masked] 
<mailto:[email-masked]> > wrote:

Tere

Küsin üle kus see töö pidama jäi, kas meie poolt jäi vastuse ootele,

Parimat

Gunnar Mägi

From: Gunnar Mägi
Sent: Thursday, August 21, 2025 2:28 PM
To: [email-masked]' < <mailto:[email-masked]> 
[email-masked]>
Subject: FW: Hiiumaa Käina 35/10kV Kopli keskpingefiidri osaline 
rekonstrueerimine 24-V04

Tere

Maade osakonnast tuleb täpsustavat infot kuidas edasi,

Kuna projektiga ikõ plaane koheselt kaasas ei olnud siis lisan veel infot

Annan  teada, töökorralduslik muudatus. Nüüd kooskõlastame  IKÕ plaanid 
Maade osakonnas enne pr kooskõlastamist, et järgmises etapis Taotlejatel 
poleks vaja plaane parandama hakata. Seega võib kooskõlastuse aeg veidi 
pikeneda, taotlejatel hiljemalt lüheneda.

Märkused, lisan näited mida järgida, need lihtsalt näited

1.           Taandada olemasolevad trassid heledamaks värvitooniks.

2.           Numbrilist infot IKÕ alasse jääda ei tohiks.

3.           IKÕ ala piir välja joonistada ka siis, kui kattub kinnistu 
piiriga.

4.           Tuua tingmärkides välja kanalisatsioonitrass kuna puutumus 
alaga.

5.           Olemasoleva õhuliini jaoks valida teine värv.

6.           Kinnistupiir nähtavamaks või paksemaks.

7.           Koostaja lahtrisse lisada ka projekteerija

8.            IKÕ plaanid teha koheselt võimalikult näidisplaani järgi.

9.            Näidata täisarvuna ikõ ala, sest Pari ala näitab täisarvuna

Lisasin TRAM nõuded, IKÕ teema Lisa6.

Parimat

Gunnar Mägi

From:  <mailto:[email-masked]> [email-masked] < 
<mailto:[email-masked]> [email-masked]>
Sent: Tuesday, August 19, 2025 12:56 PM
To: Gunnar Mägi < <mailto:[email-masked]> 
[email-masked]>
Cc: Lii Lember < <mailto:[email-masked]> 
[email-masked]>; Tiina Reismann < 
<mailto:[email-masked]> [email-masked]>
Subject: RE: Hiiumaa Käina 35/10kV Kopli keskpingefiidri osaline 
rekonstrueerimine 24-V04

Tere

Mida sellises olukorras teha? Mul puudub kogemus. Kuna projekt on suur, siis 
seal taga eraomanikke on terve hulk, kelle kooskõlastused on olemas. Hea 
meelega oleks kõik trassid erakinnistutele projekteerinud aga inimeste 
vastuseisutõttu ei ole see võimalik. Ja need, kes nõus on olnud, on omad 
tingimused ja asukohad määranud.

Seega ootaksin siinkohal teie ettepanekuid olukorra lahendamiseks.

Lugupidamisega,

Tõnis Liiber

Võrguprojekt OÜ

Tel. (+372) 56 855 114

From: Gunnar Mägi < <mailto:[email-masked]> 
[email-masked]>
Sent: teisipäev, 19. august 2025 11:41
To:  <mailto:[email-masked]> [email-masked]
Cc: Lii Lember < <mailto:[email-masked]> 
[email-masked]>; Tiina Reismann < 
<mailto:[email-masked]> [email-masked]>
Subject: FW: Hiiumaa Käina 35/10kV Kopli keskpingefiidri osaline 
rekonstrueerimine 24-V04
Importance: High

Tere

Projektist, kuidas edasi liikuda?

Kulgemised,(maakaabel+reserv)

Ristumine riigiteega nr 12126 Käina-Ühtri-Aadma-Kuriste tee km 1,63; 3,04 
(maade kattuvus) ; 3,41; 4,49; 4,96 kinniselt, kaitsetorus;

tehnovõrgu kulgemine teemaal km 1,63-1,80; 2,04-2,59 (maade kattuvus); 
3,15-3,41; 3,53-5,57; 6,41-7,37

Tehnovõrgu kulgemine km 1,32-1,63; 1,80-2,04; 2,59-3,15; 3,41-3,53; 
5,57-6,41 ja alajaamad km 2,04; 3,53; 4,49 tee kaitsevööndis

Kahes kohas on maade kattuvus, TRAM ei saa kooskõlastada tehnorajatise 
paiknemist ning kasutamiseks anda maad, mille omaniku staatus ei ole üheselt 
selge,

Parimate soovidega

Gunnar Mägi

Peaspetsialist

Tehnovõrkude üksus

Planeerimise osakond

5184315

          Valge 4 / 11413 Tallinn /  <https://www.transpordiamet.ee/> 
Transpordiamet

From:  <mailto:[email-masked]> [email-masked] < 
<mailto:[email-masked]> [email-masked]>
Sent: Wednesday, August 13, 2025 2:41 PM
To: Gunnar Mägi < <mailto:[email-masked]> 
[email-masked]>
Subject: Hiiumaa Käina 35/10kV Kopli keskpingefiidri osaline 
rekonstrueerimine

Tere Gunnar Mägi!

Sulle on määratud uus tööülesanne:

Pealkiri:

Hiiumaa Käina 35/10kV Kopli keskpingefiidri osaline rekonstrueerimine

Tööülesanne:

Täitmiseks

Kommentaar:

URL:

https://delta.transpordiamet.ee/dhs/n/compoundWorkflowNodeRef/668a6876-8c34-4837-a3bb-ea3b279e21df

Tähtaeg:

07.09.2025

Resolutsioon:

Algataja:

Anne Vesinurm

Vastutaja:

Gunnar Mägi

Delegeerija:

<IKÕ näidisplaan tehno.pdf>

<Nouded tehnovorkude teemaale kavandamisel_05.11.2019.docx>