Subject: Tegevuses osaleja toetuse aruandlus
From: "Saue vpk" <[email-masked]>
To: Päästeamet <[email-masked]>
Cc: "Krista Jaamul" <[email-masked]>
Date: Tue, 13 Jan 2026 11:56:57 +0200

TÄHELEPANU! Tegemist on väljastpoolt asutust saabunud kirjaga. Tundmatu 
saatja korral palume linke ja faile mitte avada!

Tere!

Oleme saanud vastavalt siseministri 26.03.2025 määruse nr 4 “Vabatahtlikkuse 
alusel Päästeameti tegevuses osalejale toetuse andmise tingimused ja kord“ 
toetust ning vastavalt prg-le 20 tuleb esitada aruanne peale tegevuse 
elluviimist.

Lähtudes asjaolust, et meie poolt esitatav taotlus rahuldati osaliselt 
(taotlesime maksimaalset määra ning toetust eraldati 5000 eurot). Taotluses 
kirjutasime, et tegevus on ellu viidud kui komandohoone vundament on valmis 
ning vastu võetud tööde üleandmise-vastuvõtmise aktiga. Paraku on 
ehitustööde tähtajad läinud pikemaks kui planeerisime ning 31.12.2025 
seisuga on teostatud geodeesia- ning kaevetööd (summas 65372,18 koos km-ga). 
Sellele lisaks oli planeeritud ka ülejaanud vundamendi ehitustööd, kuid need 
on ilmastiku tõttu lükkunud kevadesse.

Sellega seoses palume pikendada lõpparuande esitamise tähtaega.

Lugupidamisega,
Alice Juurik
Saue VTÜ