Subject: FW: Mõisa tee 42 mahasõidu ettekirjutus
From: "Merike Joonsaar" <[email-masked]>
To: "MNT Teed" <[email-masked]>
Date: Fri, 21 Nov 2025 06:27:53 +0200

Tere.

Palun mulle, teadmiseks järelvalvele Kaimar Kukk.

Tervitades

Merike

From: YARDON GRUPP <[email-masked]>
Sent: Thursday, November 20, 2025 7:08 PM
To: [email-masked]; Merike Joonsaar 
<[email-masked]>
Subject: Fwd: Mõisa tee 42 mahasõidu ettekirjutus

Lugupeetud Transpordiameti esindajad,

Meie kinnistu ostmise hetkel oli ebaseaduslik juurdepääsutee juba eelneva 
omaniku poolt rajatud. Me ei teadnud, et juurdepääs on omavoliliselt 
ehitatud ning selle eemaldamiseks on olemas ettekirjutus. Algselt 
kavatsesime kooskõlastada uue juurdepääsu rajamise teise kohta, kuid pärast 
Muinsuskaitseameti soovitust kasutada ajutiselt olemasolevat juurdepääsu 
tegime me sellele üksnes katte ja laienduse.

Mõistame, et sellega rikkusime kehtivaid nõudeid, kuid tegime seda 
teadmatusest ning mitte pahauskselt, mille eest oleme korduvalt vabandust 
palunud. Pärast seda, kui saime teada juurdepääsu ebaseaduslikust 
staatusest, algatasime projekti koostamise ja uue, seadusliku juurdepääsu 
kooskõlastamise samasse asukohta.

Täname Transpordiametit mõistva suhtumise eest ning võimaluse eest kasutada 
juurdepääsu ajutiselt suveperioodil, kuna see oli meie jaoks tööde 
teostamiseks hädavajalik.

Kahjuks ei olnud võimalik vajalikke kooskõlastusi kiiresti saada ning valmis 
projekt esitati meile alles hilissügisel.
22. novembril saime allkirjastamiseks lepingu uue seadusliku juurdepääsu 
ehitamiseks. Lepingus on märgitud, et ebaseaduslik juurdepääs tuleb 
likvideerida hiljemalt 9. novembriks.
23. oktoobril pöördusin telefoni teel proua Meerike Joonsari poole ja 
palusin pikendada likvideerimise tähtaega, kuna olemasoleva ja ainsa 
juurdepääsu täielik eemaldamine tekitaks tõsiseid raskusi vajaliku tehnika 
ja materjalide kohaletoomisel uue juurdepääsu rajamiseks. Kuna projekt näeb 
ette metallist kaitsetoru paigaldamist gaasitrassile, vajame me lisaks aega 
pädeva töövõtja leidmiseks ning tööde kooskõlastamiseks. Asfalteerimistöid 
on võimalik teostada mitte varem kui 2026. aasta kevadel.

Telefonivestluses kinnitasin, et me ei kasuta juurdepääsu kuni ehitustööde 
alguseni ning oleme valmis selle täielikult sulgema. Sama palve ja 
põhjendused esitasin ka oma 25. oktoobri kirjas.

Kahjuks saime 31. oktoobril vastuse, et juurdepääs tuleb likvideerida.
8. novembril me likvideerisime olemasoleva juurdepääsu, eemaldades 
ekskavaatori abil osa katendist ning muutes selle kasutamiskõlbmatuks.

Lähtudes eeltoodust palume Transpordiametil anda meile täiendavat aega 
ebaseaduslikult rajatud juurdepääsu täielikuks likvideerimiseks ning lubada 
nende tööde ühendamist uue seadusliku juurdepääsu ehitamisega samas 
asukohas.
See aitaks vältida ebamugavusi liiklejatele ning lihtsustaks oluliselt 
ehitustööde korraldamist.

Täname ette mõistva suhtumise ja meie palve arvestamise eest.

Lugupidamisega

Dmitri Kusnerov

56056065

YARDON GRUPP OÜ

---------- Пересылаемое сообщение ---------
От: <[email-masked] <mailto:[email-masked]> >
Дата: Ср, 12 нояб. 2025 г. в 13:21
Тема: Mõisa tee 42 mahasõidu ettekirjutus
Кому: YARDON GRUPP OÜ <[email-masked] <mailto:[email-masked]> 
 >

Tere!

Transpordiamet edastab täitmiseks kohustusliku ettekirjutuse.

Pealkiri: Ettekirjutus

Registreerimise kuupäev: 12.11.2025

Registreerimise number: 4-1/25/1679-31.

Dokument on manuses.

Transpordiamet
Valge 4
11413 Tallinn
kliendiinfo 620 1200, [email-masked] <mailto:[email-masked]>
www.transpordiamet.ee <https://www.transpordiamet.ee>