Subject: Harjumaa, Raasiku, Tehase tee arenduse projekti muudatus
From: "Merike Joonsaar" <[email-masked]>
To: "MNT Teed" <[email-masked]>
Date: Wed, 18 Feb 2026 15:07:21 +0200

Tere.

Palun mulle, korduv.

Tervitades

Merike

From: Toomas Toimetaja | OÜ TOTOM <[email-masked]>
Sent: Wednesday, February 18, 2026 3:05 PM
To: Merike Joonsaar <[email-masked]>
Cc: Andres Suga <[email-masked]>
Subject: Re: FW: (TEED-236071) Harjumaa, Raasiku, Tehase tee arenduse 
projekti muudatus

Tere!
Saime kätte uuendatud geoaluse ja esitame projekti uuesti.

Kommentaarid märkustele:
1. Alajaama juures ei ole ristumiskohta ette nähtud - abijooned kustutatud 
jooniselt.
2. Lisatud teeületuskoha nähtavuskolmnurk.
3. Geoalus uuendatud.
4. Teeületuskoha eelhoiatusmärk kustutatud.
5. Palun vaadata üle täpne projekti asukoht. Eelmise kirja foto on Tehase 
põik teisest otsast. VK projekt ei ulatu tee kaitsevööndisse. Elektriprojekt 
(Enersense AS, töö nr ENS-26-014) napilt ulatub tee kaitsevööndisse - 
kaablite asukoht näidatud teeprojektis. Vajadusel saadab peaprojekteerija 
eraldi elektri projekti Transpordiametile kooskõlastamiseks (Andres!).
6. IKÕ vormistus uuendatud.

Ootame tagasisidet!

Toomas Toimetaja
OÜ TOTOM
5231792

Kuupäeval Wednesday, 28. January 2026 kell 09:43, kirjutas Merike Joonsaar < 
<mailto:[email-masked]> 
[email-masked]>:

From: Merike Joonsaar
Sent: Wednesday, January 28, 2026 9:42 AM
To: [email-masked]' <[email-masked] <mailto:[email-masked]> >
Subject: FW: (TEED-236071) Harjumaa, Raasiku, Tehase tee arenduse projekti 
muudatus

From: Merike Joonsaar
Sent: Wednesday, January 28, 2026 8:11 AM
To: [email-masked]' <[email-masked] <mailto:[email-masked]> >
Subject: FW: (TEED-236071) Harjumaa, Raasiku, Tehase tee arenduse projekti 
muudatus

Tere.

Tänan projekti eest.

Mõnd tähelepanekud projekti täiendamiseks:

1.	Alajaama juurde on joonistatud ristumiskoht, mida detailplaneering  ette 
ei näe ja varasemas projekti versioonis samuti ei olnud. Tekitab segadust, 
jätame ära.

2.	Lisada riigitee teeületuskohale nähtavuskolmnurk (kergliiklustee 
lõikumisel sõiduteega ristmike vahelisel alal).
3.	Geodeetiline alusplaan (sh kooskõlastused) peab olema aktuaalne, st mitte 
vanem kui 1 aasta. (Muuhulgas on geodeetilisel alusplaanil kergliiklusteel 
puud ja muru.)

4.	Liikluskorraldaja seisukoht -  oleme  märgist 971b kasutanud alati koos 
ülekäigurajaga. Teeületuskohal ei ole sellist märgistust kasutanud ja 
viimasel ajal eemaldame ka need teega risti olevad triibud ära, et mitte 
segadusse ajada liiklejat, et tegemist ei ole jalakäija eesõigusega 
teeületusega. Nii et võtame märgistuse ära.
5.	Tehnovõrkude spetsialisti sisend – teeprojekti tingmärkides on näidatud 
ka projekteeritavate tehnovõrkude tingmärgid (K1, V1, K2, K01). Kuna on 
tehtud olulisi muudatusi sh tehnovõrkude osas, siis kõik tehnovõrkude 
projektid riigiteede tee piirides tuleb uuesti Transpordiametiga 
kooskõlastada.  Ei loe ka joonistelt tehnovõrkude puutumusi riigiteega, kuid 
need on olemas (pilt 2023 mai 07 km 1,07).

6.	„Palun lähtuda IKÕ plaani vormistamisel juhendis „Riigivara kasutamiseks 
andmine“ (kinnitatud 14.02.2025) toodust, sh tabeli kujundus.

Lugupidamisega

Merike Joonsaar

Peaspetsialist

Planeerimise osakond

kooskõlastuste üksus

5862 7078

From: Toomas Toimetaja | OÜ TOTOM < <mailto:[email-masked]> [email-masked]>
Sent: Monday, January 26, 2026 3:53 PM
To: Merike Joonsaar < <mailto:[email-masked]> 
[email-masked]>
Subject: Re: (TEED-236071) Harjumaa, Raasiku, Tehase tee arenduse projekti 
muudatus

Tere!
Raasikul, Tehase tee arenduse muudatus. (ristumiskoht jääb sama koha peale, 
kergliiklustee ületuse asukoht muutub - enne oli 2 ületust, nüüd 1 ületus).

Avastasime, et lõikel oli jäänud üks muudatus tegemata - tellija soovil 
kasutame 45% graniit segu projekteeritaval sõiduteel. Parandasin selle ka 
ära.

Loodame, et see sobib ka Transpordiametile. Lisas on viimane projekti 
versioon.

Toomas Toimetaja
OÜ TOTOM
5231792

Kuupäeval Friday, 23. January 2026 kell 10:47, kirjutas Transpordiameti Jira 
<[email-masked] 
<mailto:[email-masked]> >:

Tere,

Teie taotlus "Harjumaa, Raasiku, Tehase tee arenduse projekti muudatus" on 
töösse võetud ja sellega tegeleb Merike Joonsaar.

Lisaküsimuste korral leiate tema kontaktid siit: 
<https://transpordiamet.ee/kontaktid> https://transpordiamet.ee/kontaktid

Lugupidamisega,
Transpordiamet